%%% ============================================================================
%%% 文件内容：问题与建议
%%% ============================================================================
\begin{enumerate}
  \item 本工程勘察阶段，P5～P8 桥墩墩位由于受客观条件限制暂时无法进行钻孔勘探，因此，相应的下部结构桩基必须待补充勘察资料完整并经过设计院复核完毕后方可进行施工。
  \item 本工程主桥采用钢梁钢塔斜拉桥，精度要求较高，建议委托有资质经验丰富单位进行施工监控，以保证成桥后主塔主梁受力及线形满足设计要求。
  \item 本桥主塔为空间弯扭复杂钢结构，应择优选择国内技术实力强、具有相关经验和工程业绩的总承包单位及专业钢结构厂家进行加工、制造和安装，以确保结构安全和外观质量。
  \item 本项目结构复杂，施工难度大，建议请国内行业知名专家成立专家组，对项目总体施工组织设计、主塔主梁专项加工制造与安装方案、施工监控方案进行把关，确保结构施工质量和安全。
  \item 建议委托具有相关水利资质的设计单位，根据防洪批复要求，结合两侧绿道进行河道疏浚设计，并同步实施，同步验收。
  \item 主桥钢结构用量大，现场焊缝多，建议委托具有相应资质的钢结构第三方检测单位对钢结构用材、工厂焊缝、现场焊缝（抽检数量不少于 30\%）、防腐涂装等进行复核。
  \item 成桥后建议进行动静载试验，以验证结构安全性，并为桥梁使用过程中健康监测和养护提供必要的基础数据。
  \item 本桥地层存在较厚卵石层，对于主塔较大桩径处容易在施工过程中出现塌孔现象，如塌孔现象较为常见，为保证桩基承载力满足要求，应委托专业单位进行必要的地基处理专项方案设计，并指导施工。
  \item 本桥作为重要桥梁，应委托有资质、有经验的试桩检测单位进行桩基静载试验，桩基静载试验详见\cref{sec:试桩检测要求} \nameref{sec:试桩检测要求}。
  \item 待主桥施工单位确定后，建议同步开展施工监控、钢结构第三方检测、桩基第三方检测、成桥健康监测系统等第三方单位招投标工作，同步开展涉及主体结构开孔、开槽、定位、预埋等附属工程的招投标工作，以便后续工作的顺利开展。
\end{enumerate}